# 项目日历

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1181382814080655383`
- 模块：项目管理
- 目录：项目管理 - 后台维护 - 项目设置
- space ID：`1973261491939008706`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景及价值用途

背景：

不同项目可能在不同地区、不同团队、不同行业执行，有的项目周末要干活，有的法定假日照常上班，有的每天只工作6小时。如果统一用默认日历，排期会出错——比如把任务排到节假日，或低估工期。

价值：

排期更准：任务工期自动按项目实际工作日计算，避免把5天任务排到含周末的7天里。

适配灵活：可为不同项目设置不同日历（如海外项目、轮班项目）。

减少手动调整：设置一次，后续任务自动遵循，不用每次手动避开节假日或非工作时间。

协作一致：所有成员看到的工期和截止日基于同一套规则，减少误解和扯皮。

# 二、业务流程图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181391528704286730&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能概述及使用说明

## 1、日历列表

系统默认自带三个日历，分别是

标准：工作日为周一至周五，08:00~12:00, 13:00~17:00

全天：工作日为周一至周天，00:00~00:00

夜班：工作日为周一至周天，00:00~03:00, 04:00~08:00, 23:00~00:00

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181395492987813895&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、新建/修改日历

字段说明

日历名称：用于在项目的“项目日历”字段中展示

启用：只有启用的日历可以在项目中选到，禁用的日历不能在项目的项目日历中选择，但已有数据可以正常展示

顺序：用于在列表中的展示顺序

描述：关于当前日历的一些说明

小时数：该值用于将任务工期（天）换算为实际工作时间（小时）。系统将“工期 × 每日小时数”得出实际工期，并据此进行排程。通常需要与工作时段组合使用。若工作时段真实工作时间是8小时，但小时数设置为24小时，则当任务工期为1天时，开始结束时间的跨度则是1×24/8=3天。因此建议与真实工作时段的持续时间相匹配。

工作时段：定义工作日具体的工作时间段，每个时间段由开始时间和结束时间决定。设置范围为00:00~23:59，当结束时间为00:00表示当天的24:00。如：00:00~00:00表示0点到24点。时间段之间不允许交叉重复。且日历必须有至少一个工作时段 

新建日历

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181396678315155468&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

修改日历

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181396832972120067&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3、删除日历

无效日历可以删除，系统默认日历不建议删除。有使用中的日历数据不允许删除

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181397554395955203&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 四、上下游相关功能

## 1 与项目绑定

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181397348262690828&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2 开始结束时间以及工期计算

当填写项目开始时间或结束时间时，默认按照日历定义的工作时段开始结束时间填充

项目时间

当前自定义日历为周一到周五工作，工作时长24小时，当选择了计划开始和计划结束时会根据日历自动计算预估周期。此时的周期不再是自然日而是日历定义的工作日天数。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181399109308588033&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

阶段时间

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181399641750315015&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

任务时间

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181400183054999555&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3 任务自动排程

在项目下的项目进度页签甘特图中（非事井然甘特图，事井然甘特图为第三方插件，不支持自定义日历）

排程前

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181401115037736968&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

自动排程将根据项目开始时间依据日历对任务进行排程，注意到两个任务有前后置关系。排程后后置任务按照日历跳过了非工作日。此时保存即可将任务的排程结果保存下来。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181401553027285013&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 4 时间部分设置

基础设置中如果显示时分也会收到日历工作时段影响

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181402296140767238&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
