# 项目统计

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1196976255663538236`
- 模块：项目管理
- 目录：合同履约项目管理 - 前台使用 - 项目管理 - 项目下页签
- space ID：`1973261491939008706`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景和价值

**功能背景**

合同履约项目管理中，项目管理者针对收支和进度信息较为关注，需要一个简明的图表针对这些关键信息做呈现，方便快速把窝项目的成本、进度、包括人力调配信息

**功能价值**

通过收支、进度、工时三类图表，直观展示项目资金流向、进度匹配度和人员工时分布。管理者可快速识别收支异常、进度偏差，及时调整资源分配；团队成员能清晰了解工作投入与项目进展的关联。图表化呈现大幅提升数据解读效率，助力项目全周期的成本控制、进度管理和资源优化，保障项目目标高效达成

# 二、功能介绍

## 1\. 收支曲线表

按月展现项目金、收款、成本等信息的变化曲线

时间展示范围：开始时间：项目创建日期；截至时间：当前日期，如果项目已完成，则取实际完成时间。

项目产值：项目金额 * 每月最新的项目进度

累计收款：每月实际收款日期小于计划收款日期的合同条款的收款金额

成本控制：累计收款 * 成本控制比例

累计成本：项目成本表中成本金额（每月包含之前所有月的累计值）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1198078782278819845&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2\. 进度曲线表

时间展示范围：开始时间：第一个阶段的计划完成日期，如果为空取项目创建时间；截至时间：最后一个阶段的计划完成日期，如果为空取当前日期。

项目进度：项目每月最新的实际进度值

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1198114958685036562&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3\. 工时统计

统计维度为项目下填报实际工时的人员，统计指标为对应人员填写的工时小时数

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1198115328213434373&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
