# 项目测算

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1196274844411682991`
- 模块：项目管理
- 目录：合同履约项目管理 - 前台使用 - 项目管理 - 项目下页签
- space ID：`1973261491939008706`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景和价值

**功能背景**

合同履约项目管理中，项目经理需要经常关注项目成本以及针对费用比例进行调整。同时针对长期服务、多环节成本的项目，若缺乏统一的预算管理，易出现成本超支、费用追溯困难等问题

**功能价值**

为资源分配、费用决策提供数据支撑，优化投入产出比

同时规范成本管理流程，提升财务效率与合规性，也为审计验收提供清晰数据依据

通过预算数据与实际成本的实时对比，帮助管理者及时识别超支风险，确保项目成本在预算内执行

# 二、业务流程图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1196281450190659593&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能介绍

1\. 项目成本和费用信息

整体成本测算：项目金额*成本预测占比

已收成本测算：项目已收金额*成本预测占比

费用控制点：项目金额*费用控制比例

项目预估周期：基于项目日历计算得出，即计划开始时间到计划结束时间之间扣除非工作时间（含周末、非工作时段）后的有效工作时长总和，以“工作日”为单位（1个工作日=小时数，对应项目日历定义的单日工作时长）

已发生成本：项目所有成本汇总

已发生费用：项目提交的费用报销总额

项目实际耗时：项目实际耗时（1）项目未完成：当前日期-实际开始日期（2）项目已完成：实际完成日期-实际开始日期

本页面可以直接维护成本预测占比和费用控制比例，对项目有编辑权限的人员才能维护

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1196283288454053901&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2.项目预算

支持新建和维护项目预算信息，也支持导出相关数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1196284456655495173&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1196285289732653057&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
