# 项目进度

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1175039559804141595`
- 模块：项目管理
- 目录：项目管理 - 前台使用 - 项目管理 - 我的项目
- space ID：`1973261491939008706`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景与价值用途

## 1\. 功能背景

在现代项目管理中，项目普遍具有周期长、参与人员多、任务交叉频繁、协调复杂等特点，传统的管理方式难以满足对进度、资源与交付成果的高效统筹需求。为此，项目进度管理功能整合甘特图、事井然甘特图、项目里程碑进展与项目交付物进展四大核心能力，构建一体化的可视化管理解决方案。

通过甘特图直观呈现任务的时间安排、依赖关系与执行进度，实现资源的合理调配与冲突预警，确保项目计划清晰可控；

通过里程碑任务看板，聚焦关键阶段性目标，强化对核心节点的跟踪与管控，提升管理聚焦度与响应效率；

通过交付物看板，对项目过程中产生的文档、设计稿、代码包、测试报告等关键成果进行统一登记、责任绑定和进度追踪，有效避免遗漏、延迟或版本混乱问题，保障交付质量与协同效率。

通过泳道图分析各部门角色在项目所承担的工作内容及进度情况。

通过网络图分析项目关键路径，任务前后置依赖情况，分析关键任务完成情况。

功能深度融合，覆盖从计划制定、过程执行到关键节点把控与成果落地的全链条管理，全面提升项目进度的可视化、规范化与协同水平，助力复杂项目有序、高效、按期交付。

## 2\. 价值用途

可视化项目进度：通过条形图的形式，将项目中的各项任务按时间轴进行横向展示，使项目的时间跨度、任务起止时间、持续周期等信息一目了然。

明确任务依赖关系：在复杂项目中，任务之间往往存在先后顺序或依赖关系（如任务B必须在任务A完成后才能开始）。甘特图支持标注任务间的逻辑关联（如FS、SS、FF等），有助于识别关键路径，合理安排资源，防止进度延误。

优化资源分配与调度：通过甘特图可以清晰看到各阶段任务的密集程度，识别资源冲突或瓶颈。项目管理者可据此调整人力、设备等资源的投入时间与数量，实现资源的高效利用。

集中展示各里程碑的计划节点、当前状态及完成情况，帮助用户直观了解项目关键进展，及时识别潜在风险，确保项目按计划有序推进

集中展示项目各阶段的核心交付物，涵盖计划提交时间、实际完成状态、责任人等关键信息，实现交付过程的可视化与闭环管理

# 二、业务流程图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251191146861830154&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能概述及使用说明

## 1、甘特图

甘特图组件本身支持查看、编辑两种模式，默认为查看模式，通过点击顶部的编辑按钮可进入编辑模式。查看模式可以进行数据查阅、导出、评论等相关操作。编辑模式支持支持：新建数据、数据升降级、数据拖动、复制、导入等相关操作.

### 1.1、数据概览

甘特图页面分为左侧列表及右侧甘特图两个区域。左侧清晰展示任务间上下级关系、WBS层级、负责人、起止时间等任务关键信息，右侧甘特图部分通过时间轴直观展示任务的持续周期、进度、并通过连线标注任务的前后置关系。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251144859944452103&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 1.2、查阅模式功能说明

WBS任务分解：通过wbs编号，分解任务层级关系。例如，WBS编号=1.1、1.2的数据为WBS编号=1的数据的下级。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251144881415397385&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

EXCEL导出：甘特图目前支持excel导出，可设置导出文件名称、导出列，并支持分组导出，导出设置具体功能点说明如下。

按字段分组导出：支持按下拉选项、单选字段分组导出，导出后数据会按分组形成多个sheet页。

当前显示字段：指导出当前页面配置的显示字段(后台设置的显示字段，非前台个性化设置的显示列)。

全部字段：指导出当前数据源的所有字段数据。

自定义字段：弹窗展示当前数据源的所有字段，用户可自定义选择需要导出的字段。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251145027410731020&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251145108940603396&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

XML导出：单击导出当前xml文件，可用于导入MircoSoft Project进行本地任务编排。导出会导出当前项目基础信息、项目日历及任务信息

自定义列：此项为个性化配置，仅对本人生效，支持设置显示字段支持、左侧及右侧列冻结

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251146599377149958&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

评论：勾选需要评论的任务，可快捷进行任务评论，不需打开任务卡片

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251147277956816900&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 1.3、编辑模式功能说明

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251147449781665795&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击编辑按钮可进入编辑模式，编辑模式下，右侧甘特图会默认折叠，以便于列表数据操作。列表内数据操作与excel操作习惯基本一致(例如：ctrl+C/ctrl+V,拖动、框选复制、单击覆盖编辑，双击内容编辑)

新建同级：新建行上数据，若勾选某条数据后点击，在勾选数据下方添加行，否则在列表末尾新增一行，新增行数据后，默认值会自动填充。

新建上级：需勾选数据后操作，即新建当前勾选数据的上级

新建下级：需勾选数据后操作，即新建当前勾选数据的下级

复制：需勾选数据后操作,在当前勾选数据下方复制一行，数据与原数据一致

批量删除：可多选数据，进行批量删除

批量升级：勾选数据后提升数据层级，单击一次提升一级，最多升级为1级任务

批量降级：勾选数据后降低数据层级，单击一次降低一级，若上方不存在比当前更高层级的数据时不能再进行降级

批量上移/下移：勾选后调整数据在列表中的顺序

EXCEL导入：点击后需先下载导入模板,按模板填写要求填写数据后，上传文件、点击下一步进行导入,excel导入为后端操作，会直接保存入库。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251151856471343113&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

PROJECT导入：选择本地MircoSoft Project文件上传，系统字段会自动匹配，自定义字段配置字段映射后，点击下一步进行导入、Project导入为前端导入，数据会写到甘特图上，点击保存后新建（注意：project导入会删除原有数据，全部重新新建）。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251163186385354756&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 1.4、图上操作

切换展示视图：默认支持日、周、月、季、年视图，通过视图切换，可展示不同粒度下的数据情况。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251163946808778756&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

快速定位日期：根据日期选择组件，快速定位到对应时间范围。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251163994037633035&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

更新前后置依赖及时间：可以拖动箭头及时间轴，更新前后置依赖关系及对应计划/实际截至时间，点击上方保存，执行最终的保存操作。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251164088543223824&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 1.5、权限及必填说明

默认仅项目负责人、负责人上级可新建、导入、删除甘特图数据

甘特图字段的权限及必填取至对应任务类型所绑定的新建布局，如需调整字段属性配置，可调整对应布局

### 1.6、自动排程

通过分析项目下任务的数据情况，基于任务的前后置依赖关系，工期、约束时间、约束类型等信息，基于排程算法自动调整项目下任务计划，通过点击自动排程按钮手动触发。

**排程规则说明**

汇总任务（父任务）修改开始时间或结束时间，任务变为手动。

父任务设置约束类型为非“尽快开始”和“尽可能晚开始”时，该约束对子任务同样生效。

父任务直接修改开始时间或结束时间，父任务变为手动，且对应的开始时间或结束时间根据已计算的日期进行调整。

从前往后排期时，默认约束类型为“尽快开始”；从后往前排期时，默认约束类型为“尽可能晚开始”。

从前往后排期时，若修改任务的开始时间或结束时间，约束类型自动变为“不得早于”；从后往前排期时，约束类型自动变为“不得晚于”。

当任务的约束类型为开始时间约束时，若修改结束时间，则约束类型按结束时间约束变更，并根据开始时间和结束时间重新计算工期。同理，当任务为结束时间约束时，若修改开始时间，则约束类型按开始时间约束变更，并根据开始时间和结束时间重新计算工期。

任务为手动状态时，若未设置开始时间或结束时间，则其他依赖该任务排期的任务在计算时忽略此任务的约束影响。

父任务的开始时间为所有子任务中的最早开始时间，结束时间为所有子任务中的最晚结束时间；同理，最早开始、最早结束、最晚开始、最晚结束也根据子任务的极值确定。工期为结束时间与开始时间之差（按日历计算），并非子任务工期之和。

父任务的前置任务不直接约束父任务本身，而是传递至其所有子任务及子孙任务。即：任一任务的实际前置任务集合，为其自身前置任务与其所有祖先任务前置任务的并集。

排程算法的输入参数为指定日期和排程方向，默认项目开始日期为当前日期，排程方向为从前往后。无前置任务的任务，其最早开始时间为项目开始日期。所有日期与工期的加减计算均依据日历设置，而非自然日计算。

后置任务的最早开始时间根据前置任务的依赖类型不同而不同（SS、SF、FS、FF）：

SS（开始-开始）：后置任务开始时间 = 前置任务开始时间 + 延隔天数

SF（开始-完成）：后置任务开始时间 = 前置任务开始时间 + （延隔天数 - 当前任务工期）

FS（完成-开始）：后置任务开始时间 = 前置任务结束时间 + 延隔天数

FF（完成-完成）：后置任务开始时间 = 前置任务结束时间 + （延隔天数 - 当前任务工期）

若存在多个前置任务，则取上述计算结果中的最大值作为当前任务的最早开始时间。最早结束时间 = 最早开始时间 + 工期。

根据日历定义不同，计算结果不同。例如：工期为2天，开始时间为2025年4月25日 08:00，使用标准日历（跳过周六、周日，每日工作8小时），则结束时间为2025年4月28日 17:00，因为4月26日和4月27日为非工作日。

正向排程至最后一个任务（即无后置任务的任务）时，该任务的最早结束时间即为项目结束日期，同时也是该任务的最晚结束时间。

任务的最晚结束时间根据后置任务的依赖类型不同而不同（SS、SF、FS、FF）：

SS（开始-开始）：前置任务结束时间 = 后置任务开始时间 - （延隔天数 - 当前任务工期）

SF（开始-完成）：前置任务结束时间 = 后置任务结束时间 - （延隔天数 - 当前任务工期）

FS（完成-开始）：前置任务结束时间 = 后置任务开始时间 - 延隔天数

FF（完成-完成）：前置任务结束时间 = 后置任务结束时间 - 延隔天数

若存在多个后置任务，则取上述计算结果中的最小值作为当前任务的最晚结束时间。最晚开始时间 = 最晚结束时间 - 工期。

任务总时差 = 任务最晚开始时间 - 任务最早开始时间，日期计算依据日历设置。例如：按标准日历计算，2025年4月28日 17:00 减去 2025年4月25日 08:00，结果为2个工作日。

任务自由时差根据后置任务的最早开始时间计算，依据后置任务的依赖类型不同（SS、SF、FS、FF）：

SS（开始-开始）：允许当前任务最晚结束的时间 = 后置任务开始时间 - （延隔天数 - 当前任务工期）

SF（开始-完成）：允许当前任务最晚结束的时间 = 后置任务结束时间 - （延隔天数 - 当前任务工期）

FS（完成-开始）：允许当前任务最晚结束的时间 = 后置任务开始时间 - 延隔天数

FF（完成-完成）：允许当前任务最晚结束的时间 = 后置任务结束时间 - 延隔天数

自由时差 = 上述结果中最小值对应的时间 - 当前任务最早结束时间。

总时差为0的任务为关键任务，由关键任务依次连接形成的完整路径为关键路径。

默认提供全天日历和标准日历：全天日历为每天24小时工作（00:00 至 00:00），标准日历为每天工作8小时（08:00–12:00，13:00–17:00），周一至周五为工作日。

项目排程必须绑定指定日历。未绑定日历的项目无法进行排程，系统应提示需绑定日历；若无可用日历，则提示用户新建日历。日历创建需包含工作日定义及每日工作时间段。一天的工作时长为各工作时间段的总和，当结束时间为00:00时表示当天24:00。

### 1.7、联动规则

自动排程(自动触发)：根据任务前后置依赖关系，任务约束条件，自动计算任务计划开始、结束日期；如果调整子任务计划开始、结束时间超过父任务日期范围，会联动调整父任务日期。

自动排程(手动触发)：点击按钮触发排程，根据任务前后置依赖关系，任务约束条件，联动计算任务计划开始、结束日期。

父任务时间限制子任务时间(自上而下)：任务模式为手动时，手动调整任务计划开始、结束日期；调整子任务计划开始、结束时间不允许超过父任务日期范围。

子任务时间联动改变父任务时间(自下而上）：任务模式为手动时，手动调整任务计划开始、结束日期；调整子任务计划开始、结束时间不允许超过父任务日期范围。

无限制：任务模式为手动时，手动调整任务计划开始、结束日期；调整子任务计划开始、结束时间允许超过父任务日期范围。

## 2、里程碑进展

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1174714482247163906&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

左侧简要展示了项目的基本信息、所处阶段，以及项目下里程碑任务完成情况统计信息。

右侧区域为看板区域，上方展示项目阶段信息，按阶段维度分组展示对应的任务。

点击看板上的任务，可滑出任务详情卡片。

看板支持新建任务，点击滑出任务新建卡片、并自动带入对应的阶段。

## 3、交付物进展

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1174717269753610244&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

左侧展示项目基本信息及项目下交付物的完成情况统计

右侧按阶段分组展示交付物信息，可直观显示交付物的状态

点击交付物卡片可展示交付物详细信息

点击新建，滑出交付物新建卡片，可快捷新建项目下交付物，并自动带入对应阶段

## 4、泳道图

泳道图通过角色、日期维度展示阶段、任务的进度,结合图例可以直观分析相关里程碑完成情况。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251167120579895300&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

视图切换：支持年、季度、月三种视图

概览：滚动或切换视图导致比例尺变化后，可点击回到总览视图

今天：快速定位到今天的日期范围

操作说明：ctrl+滚轮进行缩放，shift+滚轮可左右滑动

## 5、网络图

网络图通过网络节点的形式，通过连线展示任务的前后置依赖关系、结合图例可展示关键路径等信息，方便分析项目下关键任务的完成情况。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251169285353455622&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1251169946836672523&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

操作说明：鼠标左键可进行拖动、滚轮缩放(注：鼠标置于任务节点卡片内部时不可进行缩放)

连线说明：连线为前置任务指向后置任务,并显示约束类型和间隔天数

# 四、后台配置

## 1、自定义页面映射转换

基础设置>应用设置>页面设置：检索甘特图，查询当前系统内置的页面，点击另存为，可复制自定义页面，用户可自定义调整，如自定义列、排序等信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178351542289186824&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

映射转换：在原页面处点击映射转换，弹窗可选择需要映射的页面，配置完成后，访问原页面的请求，会自动匹配并调整至映射转换后的页面。例如：项目下-甘特图页面，配置映射转换：项目下-甘特图-自定义，则后续访问项目下-甘特图的请求均会跳转到项目下-甘特图-自定义页面。里程碑进展、交付物进展均可以通过映射转换的方式配置自定义页面。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177977261511475205&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178351744172253188&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 

# 五、使用注意点

甘特图默认不开启分页，默认最大查询1w条数据。

甘特图启用WBS功能后，不支持排序、筛选(需加载全量数据)，若需要使用对应功能，需要关闭WBS(后台设置)。

若数据量量较大时，使用自动排程功能可能存在卡慢问题

# 六、其他参考资料

[里程碑看板组件帮助文档](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1973261537329608718&space_id=1973261491939008706 "里程碑看板组件帮助文档")

[项目泳道图组件帮助文档](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?freepass_doc=1&id=1975038273015098709&space_id=1973261491939008706 "项目泳道图组件帮助文档")

[项目网络图帮助文档](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1209984955560189959&freepass_doc=1&space_id=1157961794811633670 "项目网络图帮助文档")
